すべての経路の作業日数を計算すると次のようになります。①A→B→C：$1 + 2 + 2 = 5\text{日}$②A→B→E：$1 + 2 + 3 = 6\text{日}$③D→E　 ：$2 + 3 \quad = 5\text{日}$上記３つの経路の中で、最も時間のかかる経路は②です。 よって、②の経路がクリティカルパスになります。 このクリティカルパスでは全作業を完了するまで（プロジェクトが終了するのに必要な最短日数）に６日間必要です。仮に、別の経路、例えば上図ではＤの作業が２日遅延した場合、③の作業日数が７日 ($4+3$) となり、クリティカルパスがD→Eに変更されます。基本情報技術者試験では、クリティカルパスを見つける問題が頻出します。クリティカルパスを探す方法は上記のように「すべての経路を計算」する方法が最も確実です。